@article { OAOE198-001,
	year = {2021},
	title = {Hoelang gaat dit duren?
Archeologisch onderzoek bij de ontwikkeling van ondergrondse leidingen
cijfers en ervaringen},
	publisher = {OE},
	volume = {198},
	journal = {Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed},
	url = {https://doi.org/10.55465/EWCJ9944},
	abstract = {“Hoe lang gaat dit duren?”, Dat is vaak de eerste vraag die archeologen te horen krijgen over het archeologisch onderzoek. Een vraag die vervolgens zelden naar voldoening beantwoord kan worden, omdat ze meteen de complexiteit van het archeologisch onderzoek samenvat: archeologisch erfgoed is per definitie verscholen in de grond en ongekend. Het is dan ook niet verrassend dat de meeste initiatiefnemers, wiens missie het tenslotte is om leidingen aan te leggen, niet geheel enthousiast zijn over het archeologisch traject. Maar, de ervaringen groeien bij alle belanghebbenden, waardoor men het archeologisch onderzoek steeds beter integreert in de geplande werken. 
Het archeologisch onderzoek op lijntracés wijkt niet significant af van het archeologisch onderzoek bij andere projecten/ontwikkelingen in Vlaanderen.
Een archeologisch onderzoek bij de ontwikkeling van lijninfrastructuur is geslaagd als het vlot en efficiënt verloopt. Eén van de sleutels hierbij is een planmatige en uitvoerige communicatie tussen de verschillende partijen.},
	keywords = {},
	author = {De Decker, , Sam and Vanderhoydonck, , Ingrid and Van Looveren, , Jonas and Verhaert, , Alde and Wouters, , Werner}
}

